\chapter{Effort Estimation}
\label{cap:Effort Estimation} 
\section{Estimation Method}
%Per stimare l'effort impiegabile in ogni singola sezione, si è optato per una statistica sulla base delle precedenti esperienze degli studenti degli anni precedenti.
%In primo luogo, è stato completamente scartato il questionario dettagliato, in quanto un così elevato livello di dettaglio non può che essere deletreio per progetti per natura differenti.
%Quindi, si è calcolata la media e la varianza dei dati in nostro possesso, e verificato che la varianza era troppo elevata e paragonabile alla media, si è passati al filtraggio dei dati in nostro possesso. Sono stati eliminati tutti i picchi, in quanto erano dati palesemente falsi: troppo tempo impiegato, tempo che durante il semestre non è disponibile.
%Dopo aver filtrato i dati, si sono ottenuti dei risultati con una varianza
%ragionevole. Si è dunque calcolato tre valori: la media, la media più
%metà varianza e la media meno la metà della varianza. Per ciascuno di questi
%due valori è stato scelto,l tramite esperienza e senso comune, quale dei tre
%meglio poteva approssimare il reale effort per ogni singola fase.

In order to estimate the effort in every single section, we decided to use a previous experience students based statistic.
First of all, a detailed questionnaire has been totally discarded as such a detailed level can only be deleterious referred to projects different in nature.
We proceeded calculating average and variance of data we got and we realized variance was to high and comparable to the average, so we got to filter this data. All the data peaks have been removed as they were clearly false: too much time used for the task, time that would not even be available in the whole course.
By doing this filtering process we got reasonable value of average and standard deviation ~(SD) . We proceeded by calculating three different value: average, average plus std. deviation and average minus std. For each of these results we chose the one which, in our past experience, the better approximated the real effort for each single project phases.


\section{Effort Estimation}

In this section we are going to show all the calculations we made in order to estimate effort for each pahse in the project.


\subsection{Used data}

%Di seguito la tabella dei dati storici utilizzati per il calcolo dell'effort,
%il calcolo della media e della varianza.
Here we present all the data we used to have our estimation. As said before we used this data to calculate average and standard deviation.
\newline
\begin{center}
 	\begin{tabular}{ l *{5}{| c}}
		\hline
		 & \textbf{RASD} & \textbf{Design} & \textbf{Implementation} & \textbf{Testing} & \textbf{TOTAL} \\ \hline
		\textbf{Group 1} & 35 & 45 & 115 & 45 & 240 \\ %\hline
		\textbf{Group 2} & 62 & 112 & 255 & 37 & 466 \\ %\hline
		\textbf{Group 4} & 23 & 26 & 50 & 7 & 106  \\ %\hline
		\textbf{Group 5} & 68 & 102 & 192  & 51 & 413 \\ %\hline
		\textbf{Group 6} & 3 & 11 & 71 & 7 & 92 \\ %\hline
		\textbf{Group 9} & 97 & 77 & 246 & 5 & 425 \\ %\hline
		\textbf{Group 10} & 26 & 28 & 183 & 26,5 & 263,5 \\ % \hline
		\textbf{Group 11} & 20 & 14 & 19 & 7 &60 \\ %\hline
		\textbf{Group 12} & 18 & 32 & 380 & 36 & 466 \\ %\hline
		\textbf{Group 14} & 20 & 15 & 60 & 5 & 100 \\ %\hline
		\textbf{Group 16} & 55 & 67 & 170 & 3,5 & 295,5 \\
		\hline
	\end{tabular}
\end{center}

%Di seguito la tabella che indica i calcoli svolti
\noindent
Here there are shown the results of our calculation.
\newline
\begin{center}
 	\begin{tabular}{ l *{4}{| c}}
		\hline
		 & \textbf{Average} & \textbf{Average -  SD/2} & \textbf{Average + SD/2} & \textbf{SD}  \\ \hline
		\textbf{Requirements} & 38,82 & 24,77 & 52,86  & 28,09  \\ %\hline
		\textbf{Design} & 48,09 & 30,08 & 66,10 & 36,02  \\ %\hline
		\textbf{Development} & 158,27 & 103,87 & 212,67& 108,80 \\ %\hline
		\textbf{Testing} & 20,91 & 11,70 & 30,12 & 18,42  \\
		\hline
	\end{tabular}
\end{center}

\vspace*{2cm}

\subsection{Effort estimation results}
\begin{comment}
	Di seguito la tabella dell'effort stimato per ogni fase. la stima è stata fatta in ore totali, contando ossia le ore di
	ciascuno dei componenti del gruppo.
\end{comment}
In this subsection we present an effort estimation table. Estimation has been made in total hours, so to get a single person amount of hours you should divide results by the team persons number (three in our case).
\newline
\begin{center}
	\begin{tabular}{  l | c }
		\hline
		\textbf{Phase} & \textbf{Effort in Hours}  \\  \hline
		requirements & 25  \\ %\hline
		design & 50 \\ %\hline
		development & 215 \\ %\hline
		testing & 30 \\
		\hline
	\end{tabular}
\end{center}

